Subject: G5开发周报【2025-09-08 -- 2025-09-11】
From: yangxuan <[email-masked]>
To: 刘强 <[email-masked]>
Cc: 屈新龙 <[email-masked]>, 朱斌<[email-masked]>, 陈明 <[email-masked]>, [email-masked] <[email-masked]>
Date: Thu, 11 Sep 2025 17:00:10 +0800

您好！以下是我本周的工作总结及下周计划，请审阅。
一、本周工作总结
重点工作完成情况
任务1：G5主数据5.1.6版本开发
任务2：G5主数据对外接口确认和开发
常规工作
日常事务1：2025-09-08 bug修复 接口开发
日常事务2：2025-09-09 主数据对外接口开发 
日常事务3：2025-09-10 主数据对外接口中物料信息新增接口整体开发
日常事务4：2025-09-11 主数据物料信息对外接口优化和bug修复
存在问题或需支持事项
2025-09-08 底座服务异常(6h) 导致开发进度推迟 需要压缩测试时间
二、下周工作计划
重点任务
计划1：G5主数据对外接口开发
备注：无
Best regards,杨轩
地址：中国·南京软件谷软件大道 11 号花神大厦 2-3F
手机：18726128489
邮箱：[email-masked]